# 🛠️ **ROADMAP GENERAL DEL PROYECTO ICARO II**

### _Reactor de fusión nuclear de hidrógeno por electrólisis – medio casero, fines experimentales_

---

## I. 🎯 [FASE 0 – DECLARACIÓN DE OBJETIVOS Y CONDICIONES](<./fase-0/00-fase_0.md>)

### [0.1. Objetivo General](<./fase-0/00.1-objetivo-general.md>)

Construir un reactor experimental **de fusión de hidrógeno**, de escala casera, utilizando como combustible **hidrógeno extraído por electrólisis del agua**, y recurriendo a **tecnología accesible** (reciclada, artesanal, open-hardware), con fines **educativos, científicos y de soberanía tecnológica**.

### [0.2. Restricciones autoimpuestas](<./fase-0/00.2-condiciones_de_desarrollo.md>)

- ⚖️ Nada de materiales radioactivos.
    
- 🔐 No se cruzan límites legales ni de seguridad civil.
    
- 🧱 Solo tecnologías replicables con medios domésticos, reciclaje o adquisición económica.
    
- 📚 Todo será documentado y publicado  (técnico, ideológico, visual).
    

### [0.3. Meta final de validación](<./fase-0/00.3-metas_fase_inicial.md>)

Obtener un plasma estable de hidrógeno (idealmente deuterio), con señales medibles de activación energética (luminosidad, temperatura, presión, oscilaciones), aunque sin llegar aún a un "break-even" de energía neta.

---

## II. 🧪 **FASE 1 – INVESTIGACIÓN Y DEFINICIÓN TÉCNICA (Semana 1-3)**

### 1.1. Estudio de modelos replicables

- Reactores Farnsworth-Hirsch caseros
    
- Dispositivos tipo Fusor IEC (con rejilla central)
    
- Dispositivos de confinamiento electrostático o por microondas
    

### 1.2. Estudio de reactivos y materiales

- Tipos de hidrógeno: ¿agua destilada? ¿deuterada?
    
- Electrodos: acero inoxidable, tungsteno, molibdeno
    
- Aislamiento térmico, vacío, presión
    

### 1.3. Riesgos y seguridad

- Descargas de alto voltaje
    
- Fugas de gas H₂
    
- Sobrecalentamientos
    
- Precauciones: guantes dieléctricos, caja de Faraday, extintores, detector de fugas
    

> 📘 Salida: `01-dossier-tecnico.md`  
> Documentar decisiones preliminares con referencias, esquemas, costos estimados.

---

## III. ⚙️ **FASE 2 – DISEÑO INICIAL DEL REACTOR (Semana 4-5)**

### 2.1. Arquitectura general

- Esquema eléctrico completo (fuente, descarga, electrodos)
    
- Diseño de cámara (tubo de vidrio, PVC reforzado, cápsula metálica)
    
- Sistema de visualización (mirilla o lente externa)
    
- Cableado y relés de seguridad
    

### 2.2. Electrólisis de hidrógeno

- Celdas paralelas o serie
    
- Electrodo de grafito o acero
    
- Separación segura de O₂ e H₂
    

### 2.3. Sistema de alimentación

- Flyback transformer, bobinas de Tesla pequeñas, convertidores boost
    
- Condensadores de descarga (banco de capacitores)
    
- Posible control por Arduino o ESP32
    

> 📘 Salida: `02-planos-esquematicos.md` + primeros renders en `.svg` o `.blend`

---

## IV. 🧱 **FASE 3 – CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLAJE (Semana 6-9)**

### 3.1. Construcción modular

- Ensamblar cámara de reacción con juntas herméticas
    
- Instalar electrodos
    
- Instalar sistema de generación de hidrógeno
    
- Cableado primario (circuito de alta y bajo voltaje separado)
    

### 3.2. Controles

- Interruptores de emergencia
    
- Aislamiento dieléctrico
    
- Control remoto (Arduino + Bluetooth o WiFi)
    

> 📘 Salida: `03-memoria-construccion.md` + fotos del proceso (`imagenes/fotos_construccion/`)

---

## V. 🔬 **FASE 4 – EXPERIMENTACIÓN Y MEDICIÓN (Semana 10-12)**

### 4.1. Primeros encendidos

- Activación sin carga: validación de fuente y electrodos
    
- Inyección progresiva de H₂
    
- Monitoreo visual y acústico
    

### 4.2. Medición de parámetros

- Termopares o sensores infrarrojos
    
- Multímetros y osciloscopios (voltaje, intensidad)
    
- Cámara lenta o detector visual de plasma
    

### 4.3. Registro de comportamiento

- Formulario de cada sesión experimental
    
- Fotografía + notas técnicas + comportamiento observado
    

> 📘 Salida: `04-registro-experimentos.md`

---

## VI. 🧰 **FASE 5 – MEJORAS Y OPTIMIZACIÓN (Continuada)**

### 5.1. Refrigeración

- Ventilación activa
    
- Radiadores térmicos
    

### 5.2. Automatización

- Arduino + sensores para corte automático
    
- Regulación de voltaje automatizada
    

### 5.3. Recuperación energética (a futuro)

- Pequeña celda Peltier
    
- Conversión térmica básica experimental
    

> 📘 Salida: `05-mejoras-continuas.md`

---


## 🏁 **Cronograma de referencia (muy flexible)**

| Fase   | Duración estimada | Objetivo clave                         |
| ------ | ----------------- | -------------------------------------- |
| Fase 0 | 1 semana          | Definir objetivos, marco legal y ético |
| Fase 1 | 2 semanas         | Estudio previo y toma de decisiones    |
| Fase 2 | 2 semanas         | Diseñar el reactor y sus esquemas      |
| Fase 3 | 3 semanas         | Construcción física                    |
| Fase 4 | 2 semanas         | Testeo y experimentación               |
| Fase 5 | Abierta           | Optimización                           |
| Fase 6 | Paralela          | Documentación, divulgación             |

---
